Text file: 683.txt
author: Tipsy
downvotes: 1
end consideration date: 2010-05-27
id: '683'
number comments: 5
number views: 3896
proposal type: Odziv pristojnega organa
response: "Direkcija za izvajanje investicij v javno \u017Eelezni\u0161ko infrastrukturo\
  \ je naro\u010Dila \u0161tudijo analize mo\u017Enih variant trase \u017Eelezni\u0161\
  ke proge v koridorju Ljubljana \u2013 Brnik \u2013 Kranj \u2013 Jesenice. \u0160\
  tudija bo dokon\u010Dana predvidoma v juliju 2010 in bo vklju\u010Devala tudi mo\u017E\
  nost izvedbe proge do letali\u0161\u010Da Brnik. Sprejeta \u0161tudija oziroma optimalna\
  \ predlagana trasa bo postala osnova za pri\u010Detek izdelave dr\u017Eavnega prostorskega\
  \ na\u010Drta najprej za progo Ljubljana \u2013 Brnik \u2013 Kranj; v drugi fazi\
  \ pa \u0161e za odsek Kranj - Jesenice. Obravnavana proga je vklju\u010Dena tudi\
  \ v nacionalni program razvoja javne \u017Eelezni\u0161ke infrastrukture, ki je\
  \ v pripravi in bo predvidoma konec tega leta posredovan v parlamentarni postopek.\
  \  Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred pri\u010Detkom gradnje so:\n izdelava\
  \ dr\u017Eavnega prostorskega na\u010Drta z vsemi strokovnimi podlagami (idejni\
  \ projekt, ocena vplivov na okolje itd) skupaj s sprejetjem uredbe o DPN (ocenjen\
  \ \u010Das izvedbe vseh aktivnosti: 30 do 36 mesecev); izdelava projektne dokumentacije\
  \ za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev gradbenega dovoljenja (ocenjen\
  \ \u010Das izvedbe vseh aktivnosti: 18 mesecev); izdelava projektne dokumentacije\
  \ za razpis in izvedbo; izdelava razpisne dokumentacije in izvedba razpisa (ocenjen\
  \ \u010Das izvedbe vseh aktivnosti: 12 mesecev); izvedba \u2013 gradnja nove proge.\
  \       "
response date: 2010-06-15
response due date: null
sent date: 2010-04-26
title: "Izgradnja \u017Eel. proge Ljubljana - Brnik"
upvotes: 16
url: https://predlagam.vladi.si/predlog/683
